表达式
调用变更令

项目节编号 | 清单编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 施工图复核 | 本期合同计量 | 本期数量变更 | 本期完成计量 | 截止本期合同计量 | 截止本期数量变更 | 截止本期完成计量 | 图册号 | 累计完成率(%) | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 变更令 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额

项目节编号 | 清单编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 签约合同 | 施工图复核 | 本期合同计量 | 本期数量变更 | 本期完成计量 | 截止本期合同计量 | 截止本期数量变更 | 截止本期完成计量 | 图册号 | 累计完成率(%) | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 变更令 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额

部位名称 | 复核数量 | 本期 | 截止本期 | 本期批注 | 图册号
--- | --- | --- | --- | --- | ---
合同计量 | 数量变更计量 | 变更令 | 完成计量 | 合同计量 | 数量变更计量 | 完成计量

部位名称 | 复核数量 | 本期 | 截止本期 | 本期批注 | 图册号 | 添加期数
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合同计量 | 数量变更计量 | 变更令 | 完成计量 | 合同计量 | 数量变更计量 | 完成计量

文件名 | 上传
--- | ---
asdasd.jpg | 张三
sd22d.jpg | 张三

删除 编辑 保存 取消

文件名 | asdasd.jpg
所在节点 | 1 第一部分 建筑安装工程非
下载附件
上传者 | 张三 | 上传时间 | 2018-10-20
备注 |

文件名
.jpg
所在节点
上传时间
备注
替换文件
Choose file

文件名 | 上传
--- | ---
asdasd.jpg | 张三
sd22d.jpg | 张三

删除 编辑 保存 取消

文件名 | asdasd.jpg
所在节点 | 1 第一部分 建筑安装工程非
下载附件
上传者 | 张三 | 上传时间 | 2018-10-20
备注 |

文件名
.jpg
所在节点
上传时间
备注
替换文件
Choose file

##### 列显示

列项 | 显示
--- | ---
签约合同 |
施工图复核 |
本期计量合同 |
本期数量变更 |
本期完成计量 |
截止本期合同计量 |
截止本期数量变更 |
截止本期完成计量 |
图册号 |
累计完成率(%) |
备注 |

##### 使用变更令

已用 | 变更令号 | 名称 | 变更详情 | 可变更数量 | 本期变更
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| CW01-BG-1 | 桔柑互通立交桩顶埋深过大或地系梁外露现象变更 | A匝道桥38～41号桥墩 | -587.40 | -200
| CW01-BG-2 | 桔柑互通立交桩顶埋深过大或地系梁外露现象变更 | C1匝道桥14、15、31号桥墩 | 1079.90 |
| CW01-BG-3 | XXX | YYY |  |

由于K0+532涵洞基底土质天然含水率为25%、收费站出口右侧加宽段K0+120-K0+190段基底土质天然含水率为28.8%。含水率较大形成过湿土，地基松软，无法满足承载力要求。经处项目办、设计、监理、施工单位四方勘察，采用抛石挤淤、砂砾换填以达到地基承载力。
批复编号
工程名称
桩号
原设计图名称
原图号
变更设计图名称
变更图号
工程变更理由及内容 由于K0+532涵洞基底土质天然含水率为25%、收费站出口右侧加宽段K0+120-K0+190段基底土质天然含水率为28.8%。含水率较大形成过湿土，地基松软，无法满足承载力要求。经处项目办、设计、监理、施工单位四方勘察，采用抛石挤淤、砂砾换填以达到地基承载力。
工程变更合同依据
变更类型
A.数量
变更类别
变更性质
变更提出单位
费用承担方
业主
备注

名称 | 上传者
--- | ---
合同段工程变更现场办公会议纪要的通知.rar | 张三

##### 上报审批

选择审批人
审批流程

- 移除1 张三 监理

  中交第一公路工程局有限公司国道311线满别公路施工一分部

- 移除2 王五 监理

  XXX单位

- 移除3 李四 监理

  XXX单位

##### 重新上报

修改审批流程

- 布尔 施工
- 张三 监理
- 王五 监理
- 李四 监理

- 2017-11-25 上报

  ##### 布尔 施工

- 2017-11-25 审批通过

  ##### 张三 监理

  审批意见。

- 2017-11-25 审批通过

  ##### 王五 监理

  审批意见。

- 2017-11-25 审批退回 布尔

  ##### 李四 监理

  审批意见。

##### 上报审批

###### 上报前，需要「完成本期中间计量」。

##### 完成计量台帐

###### 完成计量台帐后，不可再更改。

###### 确认完成后，即可继续完成中间计量。

##### 审批流程

- 布尔 施工
- 张三 监理
- 王五 监理
- 李四 监理

- 2017-11-25 上报

  ##### 布尔 施工

- 2017-11-25 审批通过

  ##### 张三 监理

  审批意见。

- 2017-11-25 审批通过

  ##### 王五 监理

  审批意见。

- 2017-11-25 审批退回 布尔

  ##### 李四 监理

  审批意见。

- 2017-11-25 重新上报

  ##### 布尔 施工

- 2017-11-25 审批通过

  ##### 张三 监理

  审批意见。

- 2017-11-25 审批退回 张三

  ##### 王五 监理

  审批意见。

- 2017-11-25 审批中

  ##### 张三 监理

- ##### 李四 监理

##### 审批通过

- 布尔 施工
- 张三 监理
- 王五 监理
- 李四 监理

- 2017-11-25 上报

  ##### 布尔 施工

- 2017-11-25 审批通过

  ##### 张三 监理

  审批意见。

- 2017-11-25 审批通过

  ##### 王五 监理

  审批意见。

- 2017-11-25审批退回 王五

  ##### 李四 监理

  审批意见。

- 审批中

  ##### 王五 监理

  审批意见*

- ##### 李四 监理

##### 审批退回

- 布尔 施工
- 张三 监理
- 王五 监理
- 李四 监理

- 2017-11-25 上报

  ##### 布尔 施工

- 2017-11-25 审批通过

  ##### 张三 监理

  审批意见。

- 审批中

  ##### 王五 监理

  审批意见*
  退回上报 布尔
  退回上一审批人 张三

- ##### 李四 监理

##### 添加草图

上传图片

##### 上传附件

大小限制：10MB，支持office等文档格式、图片格式、压缩包格式