拷贝其他变更令数据
* 申请编号
* 工程名称
桩号
原设计图名称
原图号
变更设计图名称
变更图号
* 工程变更理由及内容 由于K0+532涵洞基底土质天然含水率为25%、收费站出口右侧加宽段K0+120-K0+190段基底土质天然含水率为28.8%。含水率较大形成过湿土，地基松软，无法满足承载力要求。经处项目办、设计、监理、施工单位四方勘察，采用抛石挤淤、砂砾换填以达到地基承载力。
工程变更合同依据
变更工程量数量计算式
备注
变更类型
A.数量 B.位置 C.结构 D.新增 E.取消 F.纠错
变更类别
变更性质
变更提出单位 编辑
费用承担方
业主 承包人
申请编号
变更令号（批复编号）
工程名称
桩号
原设计图名称
原图号
变更设计图名称
变更图号
* 工程变更理由及内容 由于K0+532涵洞基底土质天然含水率为25%、收费站出口右侧加宽段K0+120-K0+190段基底土质天然含水率为28.8%。含水率较大形成过湿土，地基松软，无法满足承载力要求。经处项目办、设计、监理、施工单位四方勘察，采用抛石挤淤、砂砾换填以达到地基承载力。
工程变更合同依据
变更工程量数量计算式
备注
变更类型
A.数量
变更类别
变更性质
变更提出单位
费用承担方
业主

##### 变更单位

修改后，已创建的变更不受影响。

##### 提交审批

##### 还没添加任何变更清单，无法提交。

##### 还没设置审批流程，无法提交。

##### 确认提交审批？

##### 上报审批

选择审批人
审批流程

- 移除1 张三 监理

  中交第一公路工程局有限公司国道311线满别公路施工一分部

- 移除2 王五 监理

  XXX单位

- 移除3 李四 监理

  XXX单位

##### 重新上报

修改审批流程

- 布尔 施工
- 张三 监理
- 王五 监理
- 李四 监理

- 2017-11-25 上报

  ##### 布尔 施工

- 2017-11-25 审批通过

  ##### 张三 监理

  审批意见。

- 2017-11-25 审批通过

  ##### 王五 监理

  审批意见。

- 2017-11-25 审批退回 布尔

  ##### 李四 监理

  审批意见。

##### 审批流程

- 布尔 施工
- 张三 监理
- 王五 监理
- 李四 监理

- 上报

  ##### 布尔 施工

  2017-11-25

- 审批通过

  ##### 张三 监理

  审批意见。2017-11-25

- 审批通过

  ##### 王五 监理

  审批通过。2017-11-26

- 审批退回 布尔

  ##### 李四 监理

  审批退回，审批意见文本。2017-11-27

- 重新上报

  ##### 布尔 施工

  2017-12-01

- 审批通过

  ##### 张三 监理

  审批通过 2017-12-02

- 审批退回 张三

  ##### 王五 监理

  审批退回 2017-12-02

- 审批中

  ##### 张三 监理

- ##### 李四 监理

##### 审批通过

- 上报

  ##### 布尔 施工

  2017-11-25

- 上报

  ##### 布尔 施工

  2017-11-25

- 审批通过

  ##### 张三 监理

  审批意见。2018-01-01

- 审批审批

  ##### 王五 监理

  审批意见。2018-01-01

- ##### 李四 监理

  审批意见*
  * 变更令号（批复编号）

##### 审批退回

- 上报

  ##### 布尔 施工

  2017-11-25

- 审批通过

  ##### 张三 监理

  审批意见。2018-01-01

- 审批中

  ##### 王五 监理

  审批意见*
  退回上报人 布尔
  退回上一审批人 张三

- ##### 李四 监理

##### 拷贝其他变更令数据

选择需要拷贝的变更令，确认后将为您自动生成变更信息

申请编号/变更令号 | 工程名称 | 变更类别 | 变更金额 | 审批状态 | 选择
--- | --- | --- | --- | --- | ---
LZTJ-1标项目部发变更(2015)001号 | 收费站出口右侧加宽段及K0+532基底换填 | A类变更 | 101112.23 | 待上报 |
LZTJ-1标项目部发变更(2015)002号 | K0+440通道台背回填 | A类变更 | 101112.23 | 审批中 |
LZTJ-1标项目部发变更(2015)002号 | K0+440通道台背回填 | A类变更 | 101112.23 | 退回 |
LZTJ-1标项目部发变更(2015)003号 | K0+440通道台背回填 | A类变更 | 101112.23 | 完成 |