# 计量管理-纵横变更管理系统

项目A
WWUJ-1
期计量
张三
0
上报审批 添加计量清单

1 | 中间计量 | 项目节编号 | 清单编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 0号台帐合同 | 本期合同计量 | 本期数量变更计量 | 本期完成计量 | 截止本期合同计量 | 截止本期数量变更 | 截止本期完成计量 | 图（册）号 | 累计完成率(%) | 备注 | 审批意见
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 变更令 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额

当前变更清单 | 清单名称 | 变更数量
--- | --- | ---
202-1-1 | 清理现场 | 120

显示可变更数量为0项

已用 | 变更令号 | 名称 | 总数量 | 可变更数量 | 本期计量
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| CW01-BG-1 | 增加清淤换填数量 | 100 | 50 | 20
| CW01-BG-2 | 增加挖淤及回填数量 | 150 | 120 | 100
| CW01-BG-3 | 增加清淤换填数量 | 150 | 100 |

由于K0+532涵洞基底土质天然含水率为25%、收费站出口右侧加宽段K0+120-K0+190段基底土质天然含水率为28.8%。含水率较大形成过湿土，地基松软，无法满足承载力要求。经处项目办、设计、监理、施工单位四方勘察，采用抛石挤淤、砂砾换填以达到地基承载力。
批复编号
工程名称
桩号
原设计图名称
原图号
变更设计图名称
变更图号
工程变更理由及内容 由于K0+532涵洞基底土质天然含水率为25%、收费站出口右侧加宽段K0+120-K0+190段基底土质天然含水率为28.8%。含水率较大形成过湿土，地基松软，无法满足承载力要求。经处项目办、设计、监理、施工单位四方勘察，采用抛石挤淤、砂砾换填以达到地基承载力。
工程变更合同依据
变更类型
A.位置
变更类别
变更性质
变更提出单位
费用承担方
业主
备注

名称 | 上传者
--- | ---
合同段工程变更现场办公会议纪要的通知.rar | 张三

变更令号 | 名称 | 金额 | 批复文号 | 已执行(%)
--- | --- | --- | --- | ---
CW01-BG-1 | 增加清淤换填数量 |  |  |
CW01-BG-2 | 增加挖淤及回填数量 |  |  |
CW01-BG-3 | 增加清淤换填数量 |  |  |

清单编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 已变更
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

批复编号
工程名称
桩号
原设计图名称
原图号
变更设计图名称
变更图号
工程变更理由及内容 由于K0+532涵洞基底土质天然含水率为25%、收费站出口右侧加宽段K0+120-K0+190段基底土质天然含水率为28.8%。含水率较大形成过湿土，地基松软，无法满足承载力要求。经处项目办、设计、监理、施工单位四方勘察，采用抛石挤淤、砂砾换填以达到地基承载力。
工程变更合同依据
变更类型
A.位置
变更类别
变更性质
变更提出单位
费用承担方
业主
备注

名称 | 上传者
--- | ---
合同段工程变更现场办公会议纪要的通知.rar | 张三

自动生成
表号前缀

编号 | 中间计量表号 | 交工证书/凭证表
--- | --- | ---

变更令号：
部位：
起始桩号：
分部分项工程：
计量单元：
图号：
计算式说明：
添加草图 计算草图：

清单编号 | 清单名称 | 上报数量
--- | --- | ---
201-1 | 清理现场 | 10

审批人 | 审批数量 | 审批意见
--- | --- | ---
张三 | 15 | 审批意见文本
王五 | 20 | 审批意见文本

##### 添加计量清单

| 第一部分建筑安装工程费
1-1 | 临时工程
1-1-1 | 临时道路
1-1-2 | 临时便桥
1-2 | 路基工程
1-2-1 | 场地清理
1-2-1-1 | 清理与挖除
1-2-1-2 | 挖除旧路面
1-2-2 | 挖方
1-2-3 | 特殊路基处理

选择计量单元

| 项目节编号 | 名称 | 单位
--- | --- | --- | ---
| 1-4-5-1-1-1-1-1 | 0#桥台1#桩 |
| 1-2-1-1-2 | k1+000-k1+800 |
| 1-2-1-1-3 | k2+800-k1+004 |

| 清单编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 0号台帐 | 累计完成
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
数量 | 金额 | 数量 | 金额
| 403-1-a | I级钢筋（包括基础、承台、支撑梁等） | kg | 5.18 | 126 | 653 |  |

##### 上报审批

搜索审批人

##### 添加张三

###### 监理

XXXXX公司

审批流程

- 移除1 张三 监理
- 移除2 王五 监理
- 移除3 李四 监理

##### 审批流程

- 审批通过

  ##### 1 张三 监理

  审批意见。2018-01-01

- 审批中

  ##### 2 王五 监理

- ##### 3 李四 监理

##### 审批通过

- 审批通过

  ##### 1 张三 监理

  审批意见。2018-01-01

- 审批中

  ##### 2 王五 监理

  审批意见*

- ##### 3 李四 监理

##### 审批退回

- 审批通过

  ##### 1 张三 监理

  审批意见。2018-01-01

- 审批中

  ##### 2 王五 监理

  审批意见*
  审批退回，将直接退回给上报人。

- ##### 3 李四 监理

##### 添加中间计量表

编号 | 计量金额 | 计量月份 | 状态 | 选择
--- | --- | --- | --- | ---
WWUJ-2-201710 | 34234234.00 | 201710 | 审批中 |
WWUJ-2-201710 | 34234234.00 | 201710 | 审批完成 |